# Projekt Status - Dezember 2025

**Stand:** 29. Dezember 2025

## Zusammenfassung

Die komplette Entwicklungsinfrastruktur ist eingerichtet und funktionsfähig:
- Payload CMS Multi-Tenant (Dev + Prod)
- Multi-Frontend Development Environment
- AI-gestützte Entwicklungstools
- Reverse Proxy Stack (Caddy + Nginx)
- Analytics (Umami)

---

## ✅ Abgeschlossen

### Infrastruktur VLAN 181 (Development)

| LXC | Hostname | IP | Service | Status |
|-----|----------|-----|---------|--------|
| 699 | sv-caddy | 10.10.181.99 | Caddy Reverse Proxy | ✅ Running |
| 700 | sv-payload | 10.10.181.100 | Payload CMS + Redis | ✅ Running |
| 701 | sv-postgres | 10.10.181.101 | PostgreSQL 17 + Redis Cmd | ✅ Running |
| 702 | sv-dev-payload | 10.10.181.102 | Payload Experimental | ⏸️ Stopped |
| 703 | sv-analytics | 10.10.181.103 | Umami Analytics | ✅ Running |
| 704 | sv-frontend | 10.10.181.104 | Multi-Project Next.js | ✅ Running |

### Hetzner 3 (Production)

- [x] Debian 13 Installation
- [x] PostgreSQL 17 mit payload_db und umami_db
- [x] Redis Cache
- [x] Payload CMS Production (cms.c2sgmbh.de)
- [x] Umami Analytics Production (analytics.c2sgmbh.de)
- [x] Nginx Reverse Proxy mit Let's Encrypt
- [x] PM2 Process Management
- [x] Claude Code CLI
- [x] Backup-Scripts (täglich)
- [x] CVE-2025-55182 Hotfix

### Caddy Reverse Proxy (sv-caddy)

- [x] Caddy 2.9.x mit Cloudflare DNS Plugin
- [x] Wildcard SSL für *.porwoll.tech
- [x] Cloudflare DNS-Challenge
- [x] Routing für alle Services
- [x] Security Headers

### Payload CMS

- [x] Multi-Tenant Plugin
- [x] Redis Caching
- [x] Package-Versionen synchronisiert:
  - Next.js 15.5.9
  - React 19.2.3
  - Payload 3.69.0
- [x] GitHub Repository (complexcaresolutions/cms.c2sgmbh)

### sv-frontend (Multi-Project)

- [x] Node.js 22.x + pnpm
- [x] AI-Tools installiert:
  - Claude Code 2.0.72
  - Codex CLI 0.73.0
  - Gemini CLI 0.21.2
- [x] 9 Frontend-Projekte initialisiert
- [x] Systemd Services (Ports 3000-3008)
- [x] SSH-Zugriff mit Key
- [x] VS Code Remote-SSH kompatibel

### GitHub Repositories

Organisation: **complexcaresolutions** (Internal)

- [x] cms.c2sgmbh (Payload CMS)
- [x] frontend.porwoll.de
- [x] frontend.blogwoman.de
- [x] frontend.caroline-porwoll.com
- [x] frontend.caroline-porwoll.de
- [x] frontend.complexcaresolutions.de
- [x] frontend.gunshin.de
- [x] frontend.sensualmoment.de
- [x] frontend.zweitmeinu.ng
- [x] frontend.zytoskandal.de

---

## ⚠️ Kritische Aufgaben

| Priorität | Aufgabe | Status |
|-----------|---------|--------|
| 🔴 | Umami Dev Admin-Passwort ändern | Offen |
| 🔴 | auth.zh3.de - 502 Bad Gateway beheben | Offen |
| 🟡 | pve04/pve05/Backup: Enterprise Repo | Offen |

---

## 🔜 Nächste Schritte

### Kurzfristig (diese Woche)

1. [ ] Porwoll.de Frontend-Entwicklung starten
2. [ ] VS Code Remote-SSH testen
3. [ ] Claude Code auf sv-frontend authentifizieren

### Mittelfristig (Januar 2025)

4. [ ] Frontend-Staging auf Hetzner 3 einrichten
5. [ ] GitHub Actions für Deployment
6. [ ] Content Collections in Payload erweitern
7. [ ] Design-System (Tailwind + Shadcn/UI)

### Langfristig (Q1 2025)

8. [ ] Alle 9 Frontends entwickeln
9. [ ] Migration von Plesk-Domains zu neuer Infra
10. [ ] CI/CD Pipeline komplett
11. [ ] Monitoring & Alerting

---

## 📊 Service-URLs

### Development (porwoll.tech)

| Service | URL | Status |
|---------|-----|--------|
| Portal | https://porwoll.tech | ✅ |
| Payload CMS | https://pl.porwoll.tech | ✅ |
| Redis Commander | https://redis.porwoll.tech | ✅ |
| Umami Analytics | https://umami.porwoll.tech | ✅ |
| Frontend porwoll.de | https://porwoll-dev.porwoll.tech | ✅ |
| (8 weitere) | https://*-dev.porwoll.tech | ⏸️ On-Demand |

### Production (Hetzner)

| Service | URL | Status |
|---------|-----|--------|
| Payload CMS | https://cms.c2sgmbh.de | ✅ |
| Umami Analytics | https://analytics.c2sgmbh.de | ✅ |

---

## 🔧 Quick Commands

### sv-frontend

```bash
# SSH Zugang
ssh frontend@10.10.181.104

# Service starten/stoppen
systemctl start frontend-porwoll
systemctl stop frontend-porwoll

# AI-Tools
claude  # Claude Code
codex   # Codex CLI
gemini  # Gemini CLI
```

### Hetzner 3

```bash
# SSH Zugang
ssh payload@162.55.85.18

# Deploy
~/deploy.sh

# Logs
pm2 logs payload
```

---

## 📝 Änderungsprotokoll

### 29.12.2025
- **Dokumentation konsolidiert und aktualisiert:**
  - CLAUDE.md: Collections (40+) und Blocks (37) vollständig dokumentiert
  - CLAUDE.md: Neue Collections (Products, Tags, Authors, Locations, Partners, Jobs, Downloads, Events)
  - CLAUDE.md: Neue Blocks (ImageSlider, Blogging, Team-Filter, Feature-Blocks, Interactive-Blocks)
  - CLAUDE.md: Globals-Abschnitt korrigiert (SiteSettings/Navigations sind jetzt Collections)
  - docs/INFRASTRUCTURE.md, docs/DEPLOYMENT.md aktualisiert
  - docs/anleitungen/*.md auf aktuelle URLs korrigiert

### 27.12.2025
- Payload CMS Update 3.68.4 → 3.69.0
- Bug-Fixes Admin Panel:
  - Login Redirect Loop behoben (formatAdminURL Fix)
  - Speichern-Button für User-Account repariert (Access Control)
  - Einstellungen-Gruppe in Navigation sichtbar (SEOSettings Access)
- Datenbank-Schema aktualisiert (site_settings_id, navigations_id)
- Nicht benötigte Dateien entfernt (custom login page, migrations_backup)
- ImportMap regeneriert

### 18.12.2025
- sv-frontend (LXC 704) komplett eingerichtet
- 9 GitHub Repositories erstellt
- Alle Next.js Projekte initialisiert
- Systemd Services für alle Frontends
- Caddy Routing für *-dev.porwoll.tech
- AI-Tools (Claude Code, Codex, Gemini) installiert
- Infrastruktur-Dokumentation aktualisiert

### 12.12.2025
- sv-caddy mit Cloudflare DNS-Challenge
- Wildcard SSL für porwoll.tech
- Redis Commander auf sv-postgres
- pgAdmin4 entfernt (MIME-Type Probleme)

### 11.12.2025
- Hetzner 3 Production Setup
- Payload CMS Migration
- Umami Analytics Production
- Redis Caching (Dev + Prod)
- Package-Versionen synchronisiert

### 26.11.2025
- Initial Payload CMS Setup
- Multi-Tenant Plugin
- PostgreSQL auf sv-postgres
- Erste Tenants angelegt
