# Projekt Status - Februar 2026

**Stand:** 14. Februar 2026

## Zusammenfassung

Die komplette Entwicklungsinfrastruktur ist eingerichtet und funktionsfähig:
- Payload CMS Multi-Tenant (Dev + Prod) - **v3.76.1 stabil**
- Multi-Frontend Development Environment
- AI-gestützte Entwicklungstools
- Reverse Proxy Stack (Caddy + Nginx)
- Analytics (Umami)
- **Community Management System** (YouTube, Facebook, Instagram)
- **YouTube Operations Hub** (Multi-Kanal-Verwaltung)

---

## ✅ Abgeschlossen

### Infrastruktur VLAN 181 (Development)

| LXC | Hostname | IP | Service | Status |
|-----|----------|-----|---------|--------|
| 699 | sv-caddy | 10.10.181.99 | Caddy Reverse Proxy | ✅ Running |
| 700 | sv-payload | 10.10.181.100 | Payload CMS + Redis | ✅ Running |
| 701 | sv-postgres | 10.10.181.101 | PostgreSQL 17 + Redis Cmd | ✅ Running |
| 702 | sv-dev-payload | 10.10.181.102 | Payload Experimental | ⏸️ Stopped |
| 703 | sv-analytics | 10.10.181.103 | Umami Analytics | ✅ Running |
| 704 | sv-frontend | 10.10.181.104 | Multi-Project Next.js | ✅ Running |

### Hetzner 3 (Production)

- [x] Debian 13 Installation
- [x] PostgreSQL 17 mit payload_db und umami_db
- [x] Redis Cache
- [x] Payload CMS Production (cms.c2sgmbh.de)
- [x] Umami Analytics Production (analytics.c2sgmbh.de)
- [x] Nginx Reverse Proxy mit Let's Encrypt
- [x] PM2 Process Management
- [x] Claude Code CLI
- [x] Backup-Scripts (täglich)
- [x] CVE-2025-55182 Hotfix

### Caddy Reverse Proxy (sv-caddy)

- [x] Caddy 2.9.x mit Cloudflare DNS Plugin
- [x] Wildcard SSL für *.porwoll.tech
- [x] Cloudflare DNS-Challenge
- [x] Routing für alle Services
- [x] Security Headers

### Payload CMS

- [x] Multi-Tenant Plugin
- [x] Redis Caching
- [x] Package-Versionen synchronisiert:
  - Next.js 16.2.0-canary.41
  - React 19.2.3
  - Payload 3.76.1
- [x] GitHub Repository (complexcaresolutions/cms.c2sgmbh)
- [x] YouTube Analytics Dashboard (4-Tab-Dashboard mit Kanal-Auswahl)
- [x] Admin-Nav Sidebar Refactoring (nativer Payload-Stil)
- [x] CI/CD Pipeline (GitHub Actions):
  - CI: ESLint, TypeScript, Tests, Build, E2E
  - Security: Gitleaks, pnpm audit, CodeQL
  - Staging: Auto-Deploy auf develop-Push
  - Production: Manuelles Deploy mit Backup + Rollback

### Community Management System

- [x] **YouTube Integration:**
  - YouTubeChannels Collection (Multi-Kanal-Verwaltung)
  - YouTubeContent Collection (Videos + Shorts)
  - YtSeries Collection (Serien mit Branding)
  - YtNotifications Collection (Handlungsbedarf)
  - YouTube Operations Dashboard
  - Automatische Kommentar-Synchronisation
- [x] **Meta Integration (Facebook + Instagram):**
  - SocialAccounts Collection (OAuth-Verbindungen)
  - Meta OAuth Flow mit Long-Lived Token (60 Tage)
  - FacebookSyncService + InstagramSyncService
  - Kommentar-Synchronisation über UnifiedSyncService
  - Community Inbox mit Plattform-Filter (YouTube + Facebook + Instagram)
  - Community Analytics Dashboard
- [x] **Community Reports:**
  - Tägliche/wöchentliche E-Mail-Reports
  - Konfigurierbare Report-Settings
  - Cron-basierter Versand

### sv-frontend (Multi-Project)

- [x] Node.js 22.x + pnpm
- [x] AI-Tools installiert:
  - Claude Code 2.0.72
  - Codex CLI 0.73.0
  - Gemini CLI 0.21.2
- [x] 9 Frontend-Projekte initialisiert
- [x] Systemd Services (Ports 3000-3008)
- [x] SSH-Zugriff mit Key
- [x] VS Code Remote-SSH kompatibel

### GitHub Repositories

Organisation: **complexcaresolutions** (Internal)

- [x] cms.c2sgmbh (Payload CMS)
- [x] frontend.porwoll.de
- [x] frontend.blogwoman.de
- [x] frontend.caroline-porwoll.com
- [x] frontend.caroline-porwoll.de
- [x] frontend.complexcaresolutions.de
- [x] frontend.gunshin.de
- [x] frontend.sensualmoment.de
- [x] frontend.zweitmeinu.ng
- [x] frontend.zytoskandal.de

---

## ⚠️ Kritische Aufgaben

| Priorität | Aufgabe | Status |
|-----------|---------|--------|
| ✅ | Meta (Facebook/Instagram) Kommentar-Sync | Erledigt |
| ✅ | YouTube Thumbnail-Download für Offline-Anzeige | Erledigt |

---

## 🔜 Nächste Schritte

### Kurzfristig (diese Woche)

1. [x] ~~Meta (Facebook/Instagram) Kommentar-Synchronisation fertigstellen~~
2. [x] ~~YouTube Thumbnail-Download für Offline-Anzeige~~

### Mittelfristig (Februar/März 2026)

3. [ ] porwoll.de Frontend-Entwicklung
4. [ ] blogwoman.de Frontend mit YouTube-Integration
5. [ ] Design-System (Tailwind + Shadcn/UI)
6. [ ] Frontend-Staging auf Hetzner 3

### Langfristig (Q1 2026)

7. [ ] Alle 9 Frontends entwickeln
8. [ ] Migration von Plesk-Domains zu neuer Infra
9. [ ] AI-gestützte Kommentar-Moderation
10. [ ] Monitoring & Alerting Dashboard

---

## 📊 Service-URLs

### Development (porwoll.tech)

| Service | URL | Status |
|---------|-----|--------|
| Portal | https://porwoll.tech | ✅ |
| Payload CMS | https://pl.porwoll.tech | ✅ |
| Redis Commander | https://redis.porwoll.tech | ✅ |
| Umami Analytics | https://umami.porwoll.tech | ✅ |
| Frontend porwoll.de | https://porwoll-dev.porwoll.tech | ✅ |
| (8 weitere) | https://*-dev.porwoll.tech | ⏸️ On-Demand |

### Production (Hetzner)

| Service | URL | Status |
|---------|-----|--------|
| Payload CMS | https://cms.c2sgmbh.de | ✅ |
| Umami Analytics | https://analytics.c2sgmbh.de | ✅ |

---

## 🔧 Quick Commands

### sv-frontend

```bash
# SSH Zugang
ssh frontend@10.10.181.104

# Service starten/stoppen
systemctl start frontend-porwoll
systemctl stop frontend-porwoll

# AI-Tools
claude  # Claude Code
codex   # Codex CLI
gemini  # Gemini CLI
```

### Hetzner 3

```bash
# SSH Zugang
ssh payload@162.55.85.18

# Deploy
~/deploy.sh

# Logs
pm2 logs payload
```

---

## 📝 Änderungsprotokoll

### 14.02.2026
- **YouTube Thumbnail-Download implementiert:**
  - `downloadAndUploadImage()` Utility für Bild-Download → Payload Media
  - afterChange Hook auf YouTubeContent: Auto-Download bei leerem Thumbnail
  - afterChange Hook auf YouTubeChannels: Auto-Download Kanalbild
  - Bulk-Endpoint: `POST /api/youtube/thumbnails/bulk` (Super-Admin)
  - `channelThumbnailUrl` Feld zu YouTubeChannels hinzugefügt
- **Meta Kommentar-Sync abgeschlossen:**
  - `/api/community/sync` verwendet jetzt UnifiedSyncService (alle Plattformen)
  - Vorher: Nur YouTube-Sync über Legacy-Service
  - Optionale Plattform-Filterung im Request-Body
- **CI/CD Pipeline fertiggestellt:**
  - ESLint, TypeScript, Tests, Build, E2E in CI
  - Staging Auto-Deploy bei Push auf develop
  - Production Deploy mit Backup + Auto-Rollback
  - Security Scanning (Gitleaks, CodeQL, pnpm audit)
- **CLAUDE.md Dokumentation erweitert:**
  - Community Management System vollständig dokumentiert
  - 14 API-Endpoints, Architektur-Diagramm, Meta-Integration
  - CI/CD Pipeline dokumentiert

### 13.02.2026
- **Payload CMS 3.69.0 → 3.76.1 Upgrade:**
  - Login-Bug (#15243) mit hasMany Relationships ist in 3.76.1 behoben
  - Custom Admin Views funktionieren wieder (path-to-regexp Bug gefixt)
- **Next.js 15.5.9 → 16.2.0-canary.41 Upgrade**
- **YouTube Analytics Dashboard implementiert:**
  - 4-Tab-Dashboard (Übersicht, Videos, Audience, Engagement)
  - Kanal-Auswahl für Multi-Channel-Support
  - Tab-Switch-Crash und Channel-Selector Bugs gefixt
- **Admin-Nav Sidebar Refactoring:**
  - Sidebar-Navigation auf nativen Payload-Stil umgestellt
  - Einheitliche Nav-Groups für alle Custom Views
- **tsx als explizite devDependency hinzugefügt** (Queue-Worker Abhängigkeit)
- **Dokumentation konsolidiert:**
  - Alle Versionsnummern aktualisiert
  - BUG_REPORT_CUSTOM_VIEWS.md entfernt (obsolet)
  - .env.example auf PostgreSQL korrigiert
  - README.md projektspezifisch ersetzt

### 17.01.2026
- **Dokumentation bereinigt:**
  - `docs/anleitungen/TODO.md` gelöscht (redundant mit PROJECT_STATUS.md)
  - `docs/STAGING-DEPLOYMENT.md` auf Quick Reference reduziert
- **Payload 3.72.0 Login-Bug identifiziert:**
  - Bug: Login schlägt fehl bei Usern mit hasMany Relationships (tenants, youtubeChannels)
  - GitHub Issue erstellt: #15243
  - Empfehlung: Bei 3.69.0 bleiben bis Fix verfügbar

### 09.01.2026
- **YtSeries Collection implementiert:**
  - YouTube-Serien mit eigenem Branding (Logo, Farben)
  - Relationship zu YouTubeChannels
  - YouTube-Playlist-Integration
- **Community Management Phase 2:**
  - Meta (Facebook/Instagram) OAuth-Integration
  - MetaAccounts Collection für Kontoverwaltung
  - Geplant: Kommentar-Synchronisation für Meta-Plattformen

### 05.01.2026
- **Community Management Phase 1:**
  - YouTubeChannels Collection (Multi-Kanal-Verwaltung)
  - YouTubeContent Collection (Videos + Shorts)
  - YtNotifications Collection (Handlungsbedarf-System)
  - YouTube Operations Dashboard
  - Kommentar-Synchronisation via YouTube Data API
  - Community Reports (E-Mail)

### 29.12.2025
- **Dokumentation konsolidiert und aktualisiert:**
  - CLAUDE.md: Collections (40+) und Blocks (37) vollständig dokumentiert
  - CLAUDE.md: Neue Collections (Products, Tags, Authors, Locations, Partners, Jobs, Downloads, Events)
  - CLAUDE.md: Neue Blocks (ImageSlider, Blogging, Team-Filter, Feature-Blocks, Interactive-Blocks)
  - CLAUDE.md: Globals-Abschnitt korrigiert (SiteSettings/Navigations sind jetzt Collections)
  - docs/INFRASTRUCTURE.md, docs/DEPLOYMENT.md aktualisiert
  - docs/anleitungen/*.md auf aktuelle URLs korrigiert

### 27.12.2025
- Payload CMS Update 3.68.4 → 3.69.0
- Bug-Fixes Admin Panel:
  - Login Redirect Loop behoben (formatAdminURL Fix)
  - Speichern-Button für User-Account repariert (Access Control)
  - Einstellungen-Gruppe in Navigation sichtbar (SEOSettings Access)
- Datenbank-Schema aktualisiert (site_settings_id, navigations_id)
- Nicht benötigte Dateien entfernt (custom login page, migrations_backup)
- ImportMap regeneriert

### 18.12.2025
- sv-frontend (LXC 704) komplett eingerichtet
- 9 GitHub Repositories erstellt
- Alle Next.js Projekte initialisiert
- Systemd Services für alle Frontends
- Caddy Routing für *-dev.porwoll.tech
- AI-Tools (Claude Code, Codex, Gemini) installiert
- Infrastruktur-Dokumentation aktualisiert

### 12.12.2025
- sv-caddy mit Cloudflare DNS-Challenge
- Wildcard SSL für porwoll.tech
- Redis Commander auf sv-postgres
- pgAdmin4 entfernt (MIME-Type Probleme)

### 11.12.2025
- Hetzner 3 Production Setup
- Payload CMS Migration
- Umami Analytics Production
- Redis Caching (Dev + Prod)
- Package-Versionen synchronisiert

### 26.11.2025
- Initial Payload CMS Setup
- Multi-Tenant Plugin
- PostgreSQL auf sv-postgres
- Erste Tenants angelegt
